Criar o cronograma de um projeto

Thais Coutinho
2022-12-21T17:40:02Z

O cronograma do projeto permite acompanhar a estrutura do projeto, de forma a visualizar graficamente as informações relacionadas a ele.

Para gerenciar o cronograma de um projeto, basta seguir os passos abaixo:

1. Acesse o menu PR011, busque e selecione o projeto criado no tópico anterior.

2. Clique na seta ao lado botão e em seguida na opção Cronograma de projeto.

3. Ao abrir o cronograma no projeto, iremos incluir as atividades. Para isto, clique duas vezes no botão grande , da barra de ferramentas superior.

4. Note que as atividades foram adicionadas na estrutura. Dê um duplo clique na primeira atividade e altere o seu nome para "Meeting 1: solutions presentation".

5. Agora, dê um duplo clique na segunda atividade e altere o seu nome para "Meeting 2: solutions presentation".

6. Clique em Salvar.

7. Agora vamos ajustar as datas de duração das atividades. Para isso, dê um duplo clique no campo da coluna Fim planejado. Altere a data da primeira atividade para o dia seguinte à data atual e a data da segunda atividade para o dia seguinte da data do fim planejado da primeira atividade.

8. Clique em Salvar.

9. Selecione as duas atividades na estrutura. Para isso, basta deixar pressionada a tecla SHIFT do teclado, e clicar nas atividades.

10. Em seguida, clique no botão , da barra de ferramentas superior, para vinculá-las.

11. Por padrão, o seu usuário já estará definido como o responsável pela execução das atividades cadastradas nos passos anteriores. Caso deseje definir outro responsável, basta editar o campo da coluna Responsável.

12. Clique no botão Salvar e feche a tela.

13. Com as atividades criadas, o cronograma de projeto está concluído!

14. Para enviar as atividades para execução, volte ao menu principal, selecione o projeto e clique no botão Mais > .